\begin{longtable}{|p{0.3cm}|p{2cm}|p{1.3cm}|p{2.5cm}|p{0.8cm}|p{0.6cm}|p{0.6cm}|p{1.75cm}|p{2.4cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{2.2cm}|p{1.3cm}|p{1.5cm}|}
\hline
 & \multicolumn{ 5}{c|}{\textbf{Identificación del Riesgo}} &  &  &  & \multicolumn{ 4}{c|}{\textbf{Plan de Respuesta}} \\ \hline
\textbf{ID} & \textbf{Descripción} & \textbf{Tipo} & \textbf{Consecuencia} & \textbf{Prob} & \textbf{Imp} & \textbf{Exp} & \textbf{Fecha Act.} & \textbf{Planificación} & \textbf{Plan de Mitigación} & \textbf{Plan de Contingencia} & \textbf{Responsable} & \textbf{Estado} \\ \hline
1 & No encontrar pasajes. & Amenaza & Atraso calendario. & 0,3 & 0,8 & 0,24 & 04/04/2011 & Evitar & Reservar con anticipación los pasajes. & Reservar pasajes por otro medio de transporte. & Responsable de Viajes & Activo \\ \hline
2 & No encontrar hoteles. & Amenaza & Atraso calendario. & 0,1 & 0,8 & 0,08 & 04/04/2011 & Mitigar & Reservar los hoteles con anticipación & Hospedar a los instructores en hogares de empleados. & Responsable de Viajes & Activo \\ \hline
3 & No encontrar medios de traslados. & Amenaza & Atraso calendario. & 0,1 & 0,4 & 0,04 & 04/04/2011 & Mitigar & Reservar con anticipación los medios de traslados. & Pedir a la sede que realice los traslados. & Responsable de Viajes & Activo \\ \hline
4 & No tener en cuenta gastos extras de los instructores. & Amenaza & Aumento presupuesto. & 0,1 & 0,4 & 0,04 & 04/04/2011 & Mitigar & Calcular un monto máximo de viáticos. & Entregar dinero extra para casos de emergencias. & Responsable de Viajes & Activo \\ \hline
5 & No disponer de las salas y laboratorios necesarios. & Amenaza & Atraso calendario. & 0,1 & 0,4 & 0,04 & 04/04/2011 & Mitigar & Reservar con anticipación las salas y laboratorios. & Unir cursos de distintos niveles. & Responsable de Infraestructura & Activo \\ \hline
6 & No tener los materiales didácticos & Amenaza & Atraso calendario. & 0,3 & 0,8 & 0,24 & 04/04/2011 & Evitar & Preparar los materiales con anticipación. &  & Responsable de Materiales & Activo \\ \hline
7 & No tener instructores. & Amenaza & Atraso calendario. & 0,1 & 0,8 & 0,08 & 04/04/2011 & Mitigar & Buscar instructores con anticipación & Solo entregar el material didáctico como capacitación. & Responsable de Instrucción & Activo \\ \hline
8 & No realizar las estadísticas. & Amenaza & Falta de tiempo para realizar las estadísticas. & 0,1 & 0,4 & 0,04 & 04/04/2011 & Mitigar & Realizar las estadísticas parciales a medida que se brinda las capacitaciones en las distintas sedes. & Demorarse en la entrega de las estadísticas & Responsable de Instrucción & Activo \\ \hline
9 & No poseer los alumnos a capacitar. & Amenaza & Atraso calendario. & 0,5 & 0,1 & 0,05 & 04/04/2011 & Aceptar &  &  & Responsable General & Activo \\ \hline
\end{longtable}